Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An

https://hcc.nghean.gov.vn

Tập trung hoàn thành bàn giao mặt bằng, đảm bảo chất lượng, tiến độ các công trình trọng điểm cấp tỉnh ngành giao thông vận tải

Qua công tác kiểm tra thực tế tình hình triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương có dự án đi qua và các Sở, ngành liên quan để đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn được giao cũng như đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm cấp tỉnh ngành giao thông vận tải.
Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án trọng điểm cấp tỉnh ngành giao thông vận tải vào ngày 04/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận trong thời gian qua, các Sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư đã tích cực vào cuộc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án; đồng thời chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc trong công tác GPMB làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án.
Để đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn được giao cũng như chất lượng, tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm cấp tỉnh, đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả, tại Thông báo số 442/TB-UBND ngày 14/6, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư, các Sở, ngành, địa phương, các nhà thầu tập trung quyết liệt thực hiện một số nội dung, trong đó yêu cầu các địa phương có dự án đi qua phải tập trung quyết liệt chỉ đạo để bàn giao mặt bằng đúng quy định.
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã Hoàng Mai thực hiện GPMB 0,2km (07 hộ đất ở và 01 hộ đất nông nghiệp) để bàn giao trước ngày 30/6/2024. Đồng thời, thị xã phải xử lý dứt điểm các vị trí đường điện ngang đường đảm bảo an toàn và tĩnh không.
Huyện Quỳnh Lưu thực hiện GPMB 0,69km (29 hộ đất ở và 04 hộ đất nông nghiệp và đất của 01 tổ chức) để bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6/2024. Đồng thời, giải quyết các kiến nghị của hộ dân liên quan đến công tác tái định cư bảo đảm phù hợp với thực tế và đúng quy định; xử lý dứt điểm các vị trí đường điện ngang đường đảm bảo an toàn và tĩnh không.
Huyện Diễn Châu thực hiện giải phóng và bàn giao mặt bằng 0,3km trước ngày 30/6/2024.
Huyện Nghi Lộc thực hiện giải phóng và bàn giao mặt bằng 0,88km trước ngày 20/7/2024.
Huyện Đô Lương hoàn thành GPMB phạm vi nút giao với đường QL48E trước ngày 20/6/2024.
Huyện Tân Kỳ thực hiện GPMB phạm vi nút giao với đường Hồ Chí Minh, hoàn thành trước ngày 20/6/2024.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GTVT quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu thi công dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) hoàn thành trước ngày 30/12/2024; đường giao thông nối QL7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ) hoàn thành trước ngày 30/7/2024 đảm bảo chất lượng, tiến độ. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, mỹ quan; tập trung giải ngân các nguồn vốn đã bố trí.
Sở TN&MT chủ trì, hướng dẫn các địa phương xử lý các vướng mắc phát sinh, đề xuất trong quá trình thực hiện công tác GPMB, sớm có hướng dẫn các địa phương về nội dung giao đất định giá trong quá trình chờ quyết định thay thế các Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND, Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND và hướng dẫn UBND huyện Quỳnh Lưu tháo gỡ các vướng mắc đề xuất tại Văn bản số 1315/UBND.TNMT ngày 20/5/2024.
Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí, bổ sung nguồn vốn còn lại ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn cho dự án đường giao thông nối QL7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ). Đồng thời chủ trì, phối hợp các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến các hỗ trợ khác trong công tác GPMB, đặc biệt ưu tiên tham mưu UBND tỉnh xử lý vướng mắc của UBND thị xã Hoàng Mai.
Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, ngành hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc kiến nghị khi các địa phương đề xuất liên quan đến tài sản, hạ tầng tái định cư.
Đối với nhà thầu thi công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huy động tối đa thiết bị, máy móc, nhân lực, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành; thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, mỹ quan, vệ sinh môi trường. Đối với thi công phần tuyến gói thầu XL01 dự án Đường ven biên từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) yêu cầu nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo tiến độ chung của dự án.
Nguồn: PQ (tổng hợp)

Tác giả: Dung Nguyen Trong

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây