Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An

https://hcc.nghean.gov.vn

Triển khai thực hiện các dự án Đường dây 500kV đoạn qua địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1200/UBND-CN ngày 20/2 truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh về việc thực hiện Thông báo số 34/TB-BCT ngày 16/02/2024 của Bộ Công Thương thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương để kiểm điểm tiến độ triển khai các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ tập trung thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Thông báo trên và các chỉ đạo của UBND tỉnh đối với dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An).
Anh-tin-bai
Ảnh minh họa.(Nguồn: Internet)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương liên quan sớm hoàn thành việc bàn giao vị trí móng cột, hồ sơ trích lục, trích đo đất đai, mốc giới chính xác kịp thời cho UBND các huyện, thị xã có dự án đi qua và các nội dung khác liên quan để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ theo quy định.
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên khâu nối với đầu mối của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia để theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng các dự án; kịp thời tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền theo đúng quy định.
Tại Thông báo số 34/TB-BCT, Bộ Công thương đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao để có thể giải quyết ngay các vướng mắc trong tháng 02/2024, nhất là các vướng mắc về chuyển mục đích sử dụng rừng và thủ tục tác động vào rừng để mở đường thi công và làm bãi tập kết nguyên vật liệu...; đồng thời, tiếp tục hỗ trợ, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với EVN và EVNNPT trong quá trình thực hiện các dự án thời gian tới để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền. 
Các tỉnh có dự án đi qua khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan theo quy định để bàn giao dứt điểm vị trí móng cột, mặt bằng thi công và hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến trước ngày 15/3/2024 để Chủ đầu tư triển khai thi công và thực hiện các công việc tiếp theo. 
Các Bộ, ngành, địa phương, EVN và EVNNPT cần làm tốt hơn nữa công tác truyền thông về dự án để cộng đồng xã hội và người dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thi công và bảo vệ công trình đường dây khi đi vào vận hành. 
H.B (tổng hợp)

Tác giả: Dung Nguyen Trong

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây